<p>Tan importante como las etapas de planificación, licitación y adjudicación de un proyecto, lo es la de seguimiento del mismo, mediante la cual se realiza la supervisión continua de la ejecución de las tareas incluidas en el proyecto, con el fin de asegurarse de que se va desarrollando de acuerdo al plan previsto.</p>
<p>En este sentido es importante tener en cuenta que se debe hacer la supervisión en tres planos simultáneos, que son los siguientes:</p>
<dl><dt><strong>Desarrollo de tareas:</strong></dt><dd>revisión de las actividades técnicas y operativas contempladas en el proyecto;</dd><dt><strong>Revisión de impacto:</strong></dt><dd>para definir en qué áreas el proyecto está causando problemas o cambios que deben ser abordados;</dd><dt><strong>Factores externos:</strong></dt><dd>para mantener la atención en elementos que no están necesariamente ligados al proyecto, pero que puedan estar afectándolo.</dd></dl>
<p>Gracias a lo que se haga en esos tres planos se podrá disponer de información actualizada que permita detectar desviaciones respecto a la planificación prevista; redefinir la estrategia y dirección del proyecto y tomar decisiones de forma rápida y adecuada para hacer las correcciones que se estimen necesarias.</p>
<p>Con el fin de hacer el seguimiento correspondiente en esos tres planos, se ha considerado necesario poder utilizar las siguientes herramientas metodológicas:</p>
<ul>
<li>Metodología y software de seguimiento</li>
<li>Reuniones de control, minutas e informes de avance</li>
</ul>
<p>A continuación se explican estas herramientas.</p>
<div class="uiPageContents">
<div>
<ul>
<li><a href="#t02metodologia">Metodología y Software de Seguimiento</a>
<ul>
<li><a href="#t03gantt">Carta Gantt</a></li>
<li><a href="#t03pert">Malla Pert</a></li>
<li><a href="#t03otros">Otros Sistemas</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#t02reuniones">Reuniones de Control, Minutas e Informes de Avance</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<h2><a name="t02metodologia" id="t02metodologia"></a>Metodología y Software de Seguimiento</h2>
<p>Para hacer el seguimiento de un proyecto es necesario contar con alguna herramienta que facilite el control y permita establecer la relación de cada una de las etapas con el resto de las existentes. De esta manera será más fácil descubrir qué etapa está atrasada y afectando a las siguientes y con ello al conjunto del trabajo.</p>
<p>En este sentido surgen dos técnicas conocidas que son la&nbsp;<strong>Carta Gantt</strong>&nbsp;y la&nbsp;<strong>Malla Pert</strong>, que son de utilidad y a través de las cuales se consiguen los objetivos antes mencionados.</p>
<div id="fig001" class="imgSet"><img src="/guia/capitulos/uno/images/fig.001.gif" alt="Carta Gantt." title="Carta Gantt.">
<p class="caption"><a href="/guia/capitulos/uno/images/fig.001.htm" title="Descripción de imagen.">[D]</a>&nbsp;Figura 1: Carta Gantt</p>
</div>
<h3><a name="t03gantt" id="t03gantt"></a>Carta Gantt</h3>
<p>También conocida como&nbsp;<strong>Cronograma</strong>, es una técnica de visualización de actividades que muestra una secuencia de ellas y para cada una, el tiempo que se requiere para cumplirlas.</p>
<p>Se espera que en una Carta Gantt estén anotadas todas las actividades del proyecto desde el principio al fin y se indique la duración de cada una. En caso de que una actividad sea requisito para otra, sólo podrá comenzar cuando la anterior esté terminada. Lo mismo si dos actividades son ejecutadas por la misma persona, se debe indicar que la segunda comenzará cuando la primera ya esté terminada.</p>
<p>Las ventajas principales de una Carta Gantt son que permite revisar de manera simple lo proyectado versus lo realizado; que es de fácil representación y rápido aprendizaje y que es fácil de leer. Las desventajas radican en que para los proyectos complejos no muestra la interdependencia entre actividades y no indica qué actividades pueden atrasarse sin influir en el término programado del proyecto.</p>
<p>Para crear una Carta Gantt se pueden usar desde aplicaciones simple como un procesadores de texto, o cualquiera que permita manejar planillas de cálculo como <a href="http://www.openoffice.org/es/" target="_blank">OpenOffice</a>, hasta aplicaciones orientadas precisamente a ese tipo de trabajo como <strong>Microsoft Project.</strong><a href="http://www.openoffice.org/es/" target="_blank"><br></a></p>
<div id="fig002" class="imgSet"><img src="/guia/capitulos/uno/images/fig.002.gif" alt="Malla Pert." title="Malla Pert.">
<p class="caption"><a href="/guia/capitulos/uno/images/fig.002.htm" title="Descripción de imagen.">[D]</a>&nbsp;Figura 2: Malla Pert</p>
</div>
<h3><a name="t03pert" id="t03pert"></a>Malla Pert</h3>
<p>Su nombre es una sigla que significa "<strong>Program Evaluation and Review Techinique</strong>" (Técnica de Revisión y Evaluación de Programas) y consiste en una técnica que permite generar una red de actividades que muestra la secuencia en que ellas deben ejecutarse. Debido a esto, es posible visualizar en todo momento la existencia de una ruta crítica, que se define como el conjunto de actividades que se realiza de manera secuencial y que al atrasarse o adelantarse en su ejecución, afectará la fecha final de cierre del proyecto.</p>
<p>En una Malla Pert deben estar anotadas todas las actividades del proyecto, relacionadas entre ellas, mostrando las que son paralelas en su ejecución y señalando la fecha de inicio y término, duración y encargado de cada una. Además se debe indicar cuáles son las tareas que integrarán laRuta Crítica, las cuales deberán ser vigiladas directamente, con el fin de no afectar la duración del proyecto.</p>
<p>Las ventajas principales de una Malla Pert son que permite ver gráficamente la secuencia de actividades y su dependencia; que permite ver qué actividades se pueden modificar sin alterar la duración del proyecto y que muestra cuáles de ellas son críticas. Las desventajas se refieren a que las mallas son difíciles de entender para alguien no familiarizado; que se debe tener mucha claridad sobre todas las actividades existentes y que se debe conocer muy bien la secuencia de desarrollo de cada una y las relaciones entre ellas, antes de hacer cualquier programación.</p>
<p>Para crear una Malla Pert se deben usar software más complejos, como por ejemplo <strong>Microsoft Project</strong>.</p>
<h3><a name="t03otros" id="t03otros"></a>Otros Sistemas</h3>
<p>En forma paralela a estas técnicas de seguimiento, se ha comenzado a ocupar en el desarrollo de proyectos de software algunos sistemas que permiten el trabajo en grupo, a través de los cuales es posible mantener una comunicación permanente entre todos los integrantes del proyecto, con el fin de transparentar las actividades que se están desarrollando.</p>
<p>Dentro de ellos destaca el uso de <a href="http://www.phpcollab.com/blog/" target="_blank">PHPCollab</a> ó <a href="http://www.activecollab.com/" target="_blank">activeCollab</a>, ambos son sistemas sistemas que permiten administrar proyectos de desarrollo de Sitios Web con trabajo en equipo; administración de usuarios, tareas y seguimiento de proyectos; seguimiento de la aprobación de archivos; acceso de clientes al sitio del proyecto y administración de la relación con clientes. Ambos funcionan sobre servidores queque utilicen&nbsp;<strong>Php</strong>&nbsp;/&nbsp;<strong>Mysql</strong>,&nbsp;<strong>PostgreSQL</strong>&nbsp;o&nbsp;<strong>Sql Server</strong>.</p>
<div id="phpcollab" class="supplement">
<p>&nbsp;</p>
</div>
<h2><a name="t02reuniones" id="t02reuniones"></a>Reuniones de Control, Minutas e Informes de Avance</h2>
<p>Tal como se debe contar con las herramientas de software para hacer el seguimiento de los proyectos, es necesario que durante el desarrollo haya reuniones de control en las que se vaya revisando el avance de los proyectos.</p>
<p>Estas deben tener una frecuencia semanal y deben estar basadas en la Carta Gantt, con el fin de ir corrigiendo de manera clara los retrasos y problemas que se vayan detectando. Además, ésta será la única forma de evitar que hacia el final del proyecto se descubra que hay un atraso que haga peligrar su finalización.</p>
<div id="phpcollab" class="supplement">
<p>Para facilitar esta tarea, hemos elaborado un documento base para hacer seguimiento de reuniones y compromisos, recomendamos que vea un borrador de <a href="/guia/capitulos/uno/anexos/Formato_Minuta_Control_Proyecto.rtf" title="[RTF] Minuta para control de proyecto en sitio de Guía Web." class="file doc">Minuta para Control de Proyecto</a>&nbsp;[RTF; 32Kb]</p>
</div>
<p>Respecto de las Minutas, se trata de documentos escritos en los que se registran los temas que se han abordado en la reunión. El modelo de minuta que se incluye en este capítulo fue tomado de un proyecto desarrollado en Corfo y permite establecer con claridad los siguientes elementos:</p>
<dl><dt><strong>Tema:</strong></dt><dd>Nombre del proyecto y razón de la reunión</dd><dt><strong>Fecha y Hora:</strong></dt><dd>indicar cuándo se realiza la reunión</dd><dt><strong>Participantes:</strong></dt><dd>las personas que asistieron a la reunión</dd><dt><strong>Puntos tratados:</strong></dt><dd>de qué se trató la reunión; equivale a la agenda</dd><dt><strong>Acuerdos:</strong></dt><dd>definiciones y decisiones que fueron tomadas en la reunión</dd><dt><strong>Tareas por realizar:</strong></dt><dd>quien ejecutará los acuerdos anteriores</dd><dt><strong>Próxima Reunión:</strong></dt><dd>indicar cuándo se hará</dd></dl>
<div class="chapterNav">&nbsp;</div>